# 🚀 GO SIGNAL · V18 PHASE 1 · DÉBLOCAGE OFFICIEL

**Date:** 2026-08-12 15:35 UTC
**Autorisation:** Michel Roy · Co-Président World Activities Group
**Statut:** OFFICIEL · EXÉCUTION IMMÉDIATE AUTORISÉE

## Décision Michel

> "V y option B" · approbation de l'audit V18 tel quel · trancher D-06 seulement pour débloquer immédiatement · autres décisions tranchées au fur et à mesure.

## D-06 · APPROBATION AUDIT V18

**Statut:** 🟢 **APPROUVÉ**

Michel approuve `OTO_V18_MIGRATION_ARCHITECTURE_AUDIT_20260810.md` tel qu'il est.

Le DTP-Worker est officiellement **DÉBLOQUÉ** pour démarrer la construction V18.

## Décisions restantes · à trancher au fur et à mesure

D-01, D-02, D-03, D-04, D-05, D-07, D-08, D-09 restent 🟠 OUVERT · sans bloquer Phase 1.

Chaque décision sera tranchée quand sa phase respective sera atteinte.

## Phase 1 · Master Project Intake / Master Data Model

**Livrables attendus:**

1. **Master Project Intake V18** (formulaire A1-A20 selon directive)
   - Remplace définitivement le formulaire briefing V12
   - Sur-ensemble strict de `brief.json` V12 (rétro-compat)
   - Alimente Master Project Dataset unique

2. **Master Data Model** (schema unique)
   - `master_intake.schema.json` incluant `brief.schema.json` V12
   - Data status obligatoire (VERIFIED / CONFIRMED / SOURCE_BASED / CALCULATED / ESTIMATED / ASSUMPTION / TARGET / BANK_REQUIREMENT / PENDING / MISSING / NOT_APPLICABLE)
   - Séparation INPUT / TARGET / ASSUMPTION / BANK_REQUIREMENT / CALCULATED

3. **Data Register + Evidence Register** (traçabilité)
   - Chaque donnée: source_document · source_date · status · confidence · validated_by
   - Register documents / files / versions

## Contraintes rappelées

- **Zéro invention** de données
- **One Master Dataset · Multiple Outputs** — pas de duplication
- **Zéro écrasement silencieux** de baseline
- **Toute donnée traçable** jusqu'à sa source
- **Style institutionnel** Sec 60 · HELIOS RD SRL only externement
- **OTOv7 = système de gestion** OK · OTOAI/Claude/AI = interdit externement

## Validation à chaque étape

Après Phase 1 · Michel valide (CP0 Document Completeness) avant Phase 2.

**Séquence:** Phase 1 → validation Michel → Phase 2 → validation → Phase 3 → etc. jusqu'à Phase 15.

## Projet pilote

**P01 Coralis** = premier projet à tester Phase 1

Après validation Phase 1-15 sur P01 · réplication P02 Coral del Sur puis P03 Nakua.

## Publication

Commit à venir · Gitea `oto-enterprise-os-dtp`
Memory: mise à jour `otov7-v18-master-feasibility-engine`
Notification: le DTP-Worker doit lire ce fichier au prochain cycle et démarrer Phase 1

## Prochaine action attendue de Claude Code DTP-Worker

Passer du mode QA (vérifications qualité perpétuelles) au **mode BUILDER V18 Phase 1**:
1. Créer scaffold `master_intake.schema.json`
2. Créer scaffold `master_data_model.py` avec 11 statuts
3. Créer scaffold `evidence_register.py`
4. Créer test suite Phase 1
5. Ne pas toucher aux modules production existants
6. Committer avec préfixe `[V18-P1]` chaque incrément
7. Notifier Michel quand Phase 1 est prête pour CP0 validation

**Zéro dépassement de scope** · rester strictement dans Phase 1 · attendre validation avant Phase 2.
