# 📋 DIRECTIVE · Workflow Faisabilité V12 · Intégration BIM 6 Disciplines + Dashboard Validation
**Statut:** OFFICIELLE · Validée Michel 2026-08-10
**Précède:** V11 (Constitution EAOF · Portail Client + OTO Sign™ + Auditeur Finances)
**Ajout V12:** Pipeline BIM Coordonné 6 disciplines + Dashboard Console Validation

## Décision Michel

> "On va promouvoir en V12. On valide Proj-01 (P01 Coralis), on fait les deux autres à la suite (P02 Coral del Sur + P03 Nakua), et après on verras pour les autres."

## Résumé changement V11 → V12

**V11** définit le SYSTÈME (portail client, workflow document, agents IA).
**V12** ajoute le PIPELINE BIM comme étape STRUCTURELLE de la faisabilité (pas un livrable client isolé):

1. **6 modèles BIM par projet** (Architectural + Structurel + Plomberie + Électrique + Mécanique + VRD Environnemental)
2. **Clash detection** inter-disciplines
3. **Bill of Materials** calculé (CAPEX matériaux exact, pas estimé)
4. **Dashboard console de validation** avec checkpoints Michel obligatoires
5. **Feed back** dans le template feasibility · sections 3/4/5/7/11 modifiées

## Ordre d'application

1. **P01 Coralis** (référence · valider dashboard + pipeline complet)
2. **P02 Coral del Sur** (deuxième projet · appliquer le pipeline validé)
3. **P03 Nakua** (troisième projet · confirmer répétabilité)
4. **P04-P09** — décision reportée · reviewer après P03

## Références techniques

- Audit DEEP: `AUDIT_FAISABILITE_DEEP_20260810.md` (commit `07cf79e`)
- Pipeline: `otov7_oto_3d_studio_pipeline_faisabilite.md` (memory)
- Sprints: A (fait) · B1-B6 · C · D · E · Dashboard console
- Effort estimé: ~50h dev / 2 semaines

## Règles absolues V12

- **Zéro invention** (`otov7-zero-invention-chiffres`)
- **Zéro altération rendus existants** (`otov7-rendus-existants-respect-absolu`)
- **Validation Michel étape par étape** — 5 checkpoints obligatoires
- **6 disciplines BIM obligatoires** — dont VRD pour tous projets (pas juste >1ha)
- **Eau chaude INDIVIDUELLE** — jamais centralisée (R-001)
- **CAPEX matériaux CALCULÉ via BIM** — pas estimé
- **Clash bloquant = pipeline STOP** — résolution requise avant génération document

## Checkpoints Michel (blocages stricts)

- CP1 · Après Sprint B1 Architectural · Michel valide géométrie
- CP2 · Après Sprint B2-B6 (5 disciplines) · Michel valide MEP+VRD
- CP3 · Après Sprint C Clash · Michel valide résolution
- CP4 · Après Sprint D BOM · Michel valide CAPEX
- CP5 · Avant Deploy portal · Michel signe document bancable final

Chaque checkpoint = notification WhatsApp + email + audit trail.

## Séquencement livraison

**Semaine 1 (P01 Coralis):**
- Jour 1-2: Modifier `bankable_v2_strict.py` + template · Dashboard console
- Jour 3: Sprint B1 Architectural précis P01
- Jour 3 checkpoint: **Michel valide géométrie P01**
- Jour 4: Sprint B2-B6 disciplines complémentaires P01
- Jour 4 checkpoint: **Michel valide MEP+VRD P01**
- Jour 5: Sprint C Clash + Sprint D BOM P01
- Jour 5 checkpoint: **Michel valide clash + CAPEX P01**
- Jour 6: Génération feasibility complète P01
- Jour 6 checkpoint: **Michel signe P01 bancable**
- Jour 7: Publication + tests E2E P01

**Semaine 2 (P02 + P03):**
- Jour 8-10: Répéter pipeline P02
- Jour 11-14: Répéter pipeline P03
- Jour 15: Rapport final V12 · décision P04-P09

## Impact sur autres modules OTOV7

**Aucun impact sur:**
- Portail client `/mon-compte/` (déjà V11 stable)
- OTO Sign™ (DocuSeal)
- Cardnet paiements
- ERPNext natif
- WhatsApp webhook

**Impact sur:**
- Console `/console/#faisabilite-3d-review` (nouveau module)
- Pipeline générateur bankable v2 → v3 avec BIM
- Template feasibility (11 → 15 sections)
- Annexes A9-A17 (7 nouvelles annexes BIM)

## Publication

Commit Gitea: à venir · main branch
Memory: `otov7_directive_workflow_faisabilite_v12.md` (à créer)
MEMORY.md: ajouter entrée V12 en tête de liste LIVE août 2026

---

**Prochaine action:** GO Michel pour démarrer implémentation Sprint B1 + Dashboard console.
