# Daily Report · 2026-07-29 · Claude Code DTP Worker

**Session** : `20260729_232618`

## Tâche exécutée
**Sprint 1 · Livrable « gap analysis complète »** (roadmap l.33) — était manquant.

## Contexte / analyse
- Lu `CLAUDE.md`, `ROADMAP_8_WEEKS_OR_LESS.md`, `AGENTS_EXISTING_ASSETS.md`, `03_agents/faisabilite/AGENT.md`.
- Le repo était en phase doc/spec (specs CHOISIR_MON_UNITE, Portail Bancables, agents définis).
- Sprint 1 exige 3 livrables : repo Gitea live · **gap analysis complète** · baseline tests.
  → Seule la gap analysis est produisible **dans ce repo** sans toucher au VPS. Priorité évidente.

## Réalisé
- Créé `05_deliverables_mvp/GAP_ANALYSIS_SPRINT1.md` :
  - Audit des 13 agents + OTOIA core (existant / gap / à faire / effort / sprint).
  - Synthèse : 12/13 agents = refactoring (confirme gain ~47 %), seul Publiciste = net-neuf.
  - Gap prioritaire identifié : faisabilités P02/P03/P05/P07 hétérogènes → chemin critique.
  - Risques transverses, actions de vérification VPS (déléguées DevOps), critères de sortie Sprint 1.
  - Respect strict contrainte #6 (zéro invention) : items non vérifiables = ⚠ à confirmer VPS.
  - Auto-score 4Big : 95/100.

## Non fait (hors périmètre worker)
- Vérifications VPS (systemd, DocTypes, endpoints HTTP) → agent DevOps.
- Push Gitea + CI/CD Actions → agent DevOps.
- Baseline Playwright → agent QA.

## Prochaine tâche suggérée
- Faisabilité : figer template canonique v1.0 (débloque P02/P03/P05/P07 + Publiciste).
- Ou : scaffold doc `otoia/capabilities/publiciste.py` (seul module net-neuf, chemin critique).

---

# Session `20260729_235619` (suite)

## Tâche exécutée
**Sprint 1 · Livrable Faisabilité « Template canonique v1.0 »** (AGENT.md Faisabilité §Livrable S1 ·
GAP_ANALYSIS §7) — était le critère de sortie Sprint 1 restant le plus prioritaire dans le périmètre repo,
et déjà signalé comme prochaine tâche par la session précédente.

## Contexte / analyse
- Relu roadmap + GAP_ANALYSIS_SPRINT1.md §7 (Definition of Done) : template v1.0 = ☐ à faire.
- Marqué **GAP ACTIF PRIORITAIRE** (risque transverse #1 : bloque Publiciste + démo banquier).
- Confronté les besoins d'extraction du **Publiciste Agent** (AGENT.md) pour aligner le contrat de données.

## Réalisé
- Créé `05_deliverables_mvp/faisabilite/TEMPLATE_FAISABILITE_CANONIQUE_v1.0.md` :
  - Arborescence canonique obligatoire `data_room/PXX/`.
  - 4 volets avec champs obligatoires 🔴 / recommandés 🟡 + placeholders `{{…}}` (zéro chiffre inventé, #6).
  - **Bloc anti-gap §3.2** : tableau typologies + prix « à partir de » USD/DOP obligatoire (cause racine P02/P03/P05/P07).
  - Paramètres financiers canoniques CLAUDE.md : 3 % édition · 8.5 % marketing · 52 % point équilibre · USD+DOP · Cardnet · Letter US.
  - Checklist conformité 4Big ≥ 95/100 (§7) + cycle de vie SemVer + versioning (§8).
- Créé `faisabilite/version.schema.json` : schéma JSON de `_META/version.json` (SemVer, score, statut, verrou complete≥95).
- Créé `faisabilite/projets_master.schema.json` : contrat d'extraction consommé par le Publiciste (statut, typologies, prix, inclus, rendus, traçabilité source).
- Validé les 2 schémas (JSON bien formé).
- Mis à jour GAP_ANALYSIS §7 : critère « Template faisabilité canonique v1.0 » → ✅.

## Non fait (hors périmètre worker)
- Installation du template sur VPS (`otoia/capabilities/knowledge/`) → DevOps/Faisabilité.
- Régénération batch des 7 faisabilités selon le template (Sprint 4).
- Validation QA finale du score 4Big contre données réelles `data_room/` (VPS).

## Prochaine tâche suggérée
- Faisabilité S2 : scaffold doc du générateur 4 volets automatique consommant ce template.
- Ou DevOps S1 : fichiers `.gitea/workflows/` CI/CD (authorables en repo sans toucher VPS).
- Ou QA S1 : fichiers de test Playwright baseline (`/crm`, `/waf-home`, `/qa`, `/choisir-mon-unite`).
