# Daily Report · 2026-08-12 · Claude Code DTP Worker

**Session** : `20260812_043034`
**HEAD attesté** : `ee88d36` (le rapport précédent était épinglé à `35de616` · **3 commits**
ont suivi — voir §« Jalons depuis le dernier rapport »)
**Phase roadmap** : transition **V12 → V18** (Master Institutional Feasibility &
Bankability Engine). La roadmap 8-semaines classique (Sprints 1→8) reste **livrée +
gatée + verte** au dépôt ; le **moteur de faisabilité** V18 est rouvert par directive
mais sa séquence reste **intégralement suspendue à des arbitrages Michel** (voir
§« Chemin critique bloqué »). Aucun code moteur V18 n'est légitime tant que l'audit
préalable n'est pas approuvé (D-06 · #6).

## Contexte — le canal stakeholder s'arrêtait au `2026-08-11` (HEAD `35de616`)

Le dernier rapport roadmap (`2026-08-11`, currency `20260811_092842`) était épinglé à
`35de616`. Depuis, **trois commits** ont porté l'arbre au HEAD courant `ee88d36`, dont
**deux jalons worker `[DTP-Worker]`** que ce canal ne reflétait pas encore. Ce rapport
porte le canal stakeholder au point courant et **re-dérive tous les chiffres depuis les
artefacts commités** (aucun chiffre figé, #6).

## Jalons depuis le dernier rapport (`35de616` → `ee88d36`)

| Jalon | Commit (session) | Nature | Opposabilité au merge |
|---|---|---|---|
| **TEETH publiciste NBSP** | `39def91` (`20260811_095844`) | Ajout d'un test de parsing prix : l'**espace insécable** U+00A0 (inséré par Word/InDesign FR/ES comme séparateur de milliers dans les prix réels des `data_room`) doit être capté par la char-class Unicode-whitespace de `lib/parser.py`. Le test **mord** si la capture est réduite à de l'ASCII pur (seul le 1er chiffre survivrait : `8.0` au lieu de `8 850 000`) — même racine « détecter la **forme**, pas une **graphie** » que l'arc de fixes `audit_4big`. NBSP en escape explicite ` ` (0 octet invisible). | **Opposable** : +1 test verrou ; régression **628/611 → 629/612** (voir §État courant). 0 artefact reconstruit hors les artefacts régression/audit re-générés du même coup. |
| **RÉFÉRENCE design (Michel)** | `031b5e7` | Ajout par Michel du PNG `DASHBOARD_LUXURY_MODELE_REFERENCE_20260811` (design canonique OTO CONTRACTOR, dark+doré · #4). **Hors production repo** (asset de référence root-owned mode 600). | **Non opposable** (asset de référence · 0 code · 0 artefact). |
| **CLEANUP #5 orphelin `out_fresh/`** | `ee88d36` (`20260812_040034`) | Suppression de `frontend/portails/out_fresh/` (`workspace.json` + `MANIFEST.json`) : scratch-dir **byte-identique** à `out/`, commité une seule fois par accident (`f954cc1`, 2026-08-02), **produit par rien** (le générateur n'écrit que dans `out/`) et **référencé nulle part** (`git grep out_fresh` = 0). Il **échappait à TOUS les gates** (`check_artifacts` découvre par `find -type d -name out` = match exact) → bombe à retardement de staleness. Fix = `git rm -r` (réversible via historique, non créé par le worker, copie autoritaire `out/` intacte + byte-repro vérifié). Occurrence isolée → **pas de nouveau gate** (#5). | **Opposable** : `run_ci` inchangé **33/0/0** ; **0 artefact autoritaire** modifié (seul un doublon orphelin retiré). |

## Chemin critique bloqué — séquence moteur V18 (inchangé)

La directive V18 (`DIRECTIVE_V18_MASTER_FEASIBILITY_ENGINE_20260810.md`) impose une
séquence *audit → validation Michel → Phase 1 → validation → Phases 2-15*. L'audit
préalable obligatoire (`OTO_V18_MIGRATION_ARCHITECTURE_AUDIT_20260810.md`) est **produit**
mais **en attente de validation** ; rien côté moteur n'est légitime avant l'approbation
D-06 (`OPEN_DECISIONS_REGISTER.md`). Les arbitrages ouverts restent :

| Décision | Objet | Statut |
|---|---|---|
| **D-06** 🔴 | Approbation de l'audit V18 (gate d'entrée Phase 1) | En attente Michel |
| **D-07** 🔴 | Formules financières canoniques (Master Data Model) | En attente Michel |
| **D-01** 🟠 | Périmètre juridique Section 13 (CONFOTUR seul, ou aussi Promesa/Fideicomiso/HOA) | Arbitrage de périmètre (aucun code ne génère ces contrats aujourd'hui) |

> **Action Michel** — l'approbation D-06 + les formules D-07 débloquent la Phase 1
> (Master Project Intake / Data Model). Escalation : WhatsApp `+18296296385` ·
> `mroy@worldactivitiesrd.com`.

## État courant · chiffres re-dérivés d'artefacts commités (HEAD `ee88d36`)

| Métrique | Valeur | Source (re-calculée ce jour) |
|---|---|---|
| Gate de merge | **33 PASS · 0 FAIL · 0 SKIP** | `run_ci.sh` (= 8 statiques + 25 suites) |
| Gates statiques | **8** | `git ls-files 'ci/*.sh'` hors `lib.sh` |
| Suites de modules | **25** exécutées / **24** gatées régression | jobs `*-tests` de `gate.needs` (`.gitea/workflows/ci.yml`) ; la régression s'auto-exclut de son propre recensement |
| Matrice de régression | **629 exécutés · 612 passés · 17 skippés · 0 échec** — **PASS** | `qa/regression/out/regression_run.json` (`totals`) |
| Audit 4Big | **verdict PASS · 24 modules · score min 100/100** | `qa/audit_4big/out/quality_report.json` (`verdict` · `modules` · `coverage`) |
| Bijection couverture | **24 CI ↔ 24 registre** (`ok: true`, 0 manquant) | `quality_report.json` (`coverage`) |

Les **17 skips** sont l'oracle `jsonschema` OPTIONNEL neutralisé par `python -S` (par
design ; lecture stakeholder = **612 passés + 17 skippés**, **pas** 629 — voir baseline
régression). Depuis le rapport précédent (`628/611` à `35de616`), la matrice a évolué
**une fois** : **628 → 629 / 611 → 612** au commit `39def91` (test verrou NBSP publiciste
ci-dessus) — **sans nouveau gate** (une divergence de compte serait déjà structurellement
rougie par `check_readme_claims`). Les commits `031b5e7` (PNG) et `ee88d36` (suppression
d'orphelin) **ne touchent aucun test** → matrice stable à `629/612` sur les deux.

## Portée / anti-churn (session `20260812_043034`)

- **0 commande VPS** (#8) · **0 API externe payante** · **0 code moteur V18** (séquence
  suspendue à Michel · #6).
- **0 fichier de production édité** cette session, **0 artefact reconstruit**, **0 gate
  ajouté** (#5) : le livrable est ce **rapport stakeholder** (currency du canal +
  remontée explicite du chemin critique bloqué) + le journal `05_activity_log/`.
- Tous les chiffres ci-dessus dérivent d'artefacts **commités**, jamais figés (#6).

**Gate au dépôt** : `./run_ci.sh` → **33 PASS · 0 FAIL · 0 SKIP**.
